طرح ملي لينوكس فارسي با يك سال تاخير، اواسط سال ‪ ۸۶‬پايان مي‌يابد 
1385/01/19 18:46
  مدير طرح ملي نرم افزارهاي آزاد- متن باز گفت: طرح ملي لينوكس فارسي با يك سال تاخير، اواسط سال ‪ ۸۶‬پايان مي‌يابد.  "محمد خوانساري" روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار حوزه آي تي ايرنا افزود: اين پروژه طبق برنامه بايد در اواسط سال ‪ ۸۵‬به پايان مي‌رسيد اما به دليل تاخير در تخصيص اعتبارات كه هر ساله رخ مي‌داد و تاخير برخي از شركت‌ها در اجراي پروژه‌ها به دليل مشكلات فني اين طرح بايكسال تاخير مواجه است.  وي تصريح كرد: اما در حال حاضر خروجي‌هاي طرح لينوكس فارسي قابل استفاده مي‌باشد.  وي بيان داشت: پس نبايد منتظر اين بود تا طرح پايان يابد، زيرا تا جايي كه فعاليت‌هاي فارسي‌سازي و نهادينه كردن زبان فارسي در آن انجام شده، قابل استفاده است.  خوانساري اظهار داشت: تاكنون در قالب طرح ملي نرم افزارهاي آزاد - متن باز حدود ‪ ۳۰‬پروژه اجرا شده است كه مجموع اعتبارات تخصيص يافته به اين پروژه‌ها حدود ‪ ۸۱۰‬ميليون تومان است.  وي مهمترين مشكل طرح لينوكس فارسي را تاخير در تخصيص بودجه‌هاي سال ‪۸۳‬ كه در آبان ماه سال ‪ ۸۴‬تخصيص يافت، عنوان كرد و ادامه داد: به همين دليل پروژه‌هاي مربوط در آبان ماه سال ‪ ۸۵‬به نتيجه مي‌رسد.  مدير طرح ملي نرم افزارهاي آزاد- متن باز گفت: در سال گذشته نسخه‌هاي تجاري از لينوكس فارسي تا آنجا كه فارسي‌سازي شده بود به بازار عرضه شد.  خوانساري افزود: يكي از برنامه‌هاي سال جاري طرح لينوكس فارسي اين است كه تعدادي پروژه از محل بودجه سال ‪ ۸۴‬قرار است توسط شوراي عالي اطلاع رساني اعلام مناقصه شود و تا آخر سال مالي امسال يعني پايان تير ماه قرار دادهاي آن بسته خواهد شد.  وي ادامه داد: در سال جاري مساله مهم براي اين پروژه بحث فرهنگ‌سازي است كه استفاده از لينوكس فارسي، نرم‌افزارهاي آزاد - متن باز ترويج يافته و آشنايي نيروي انساني با نرم افزارهاي آزاد متن باز و سيستم عامل ملي لينوكس نيز انجام شود.م/د  